Die zentrale Fragestellung für CAT3 PreSales Planung: *Sind wir in der Lage Akquise zu betreiben?*
Darunter die etwas genauere Fragestellung: *Wer könnte theoretisch die verschiedenen Rollen in dem Projekt übernehmen (ohne den IST-Zustand zu verändern)*

Die Angebotsphase braucht Rollen (Rollen kommen vom Prozess und können sich theoretisch ändern) für jedes virtuelle Projekt. Die Planungsphase betrachtet die Projekte immer nur einzeln, **keine** Varianten von verschiedenen Zuordnungen der gleichen Projekte.

Falls ein virtuelles Projekt bestellt wird -> übernahme in den IST-Zustand von RMS (direktes Mapping auf secondary Organization)

Jeder Employee kann jede Rolle übernehmen (auch wenn das nur theoretisch gilt und nicht so gelebt wird).

Bedarfsansicht über alle Projekte hinweg, aber auch einzeln (nach Möglichkeit definierbar welche Projekte man aktuell sehen will).

![[Pasted image 20240710153551.png]]

![[RMS Requirements CAT3 - Planung.pdf]]

## CAT3 Requirements

- Planungsansicht als neuer Reiter
- Planungsprojekte können Phasen und Rollen definieren
	- Rollen sind Freitext Elemente, aber verwendete Rollen sollen im Autocomplete auftauchen
	- Phasendefinition: man kann mit Startdatum, Anzahl an Phasen und jeder Phase eine Wochendauer beginnen. Lücken erstmal nicht nötig und könnten mit 0 Bedarf auch erstellt werden (workaround)
	- Jede Phase definiert für jede Rolle einen Bedarf
- Wenn die Projektplanung für den Pre-Sales genauer geplant werden solle -> assignment von Mitarbeitern an Rollen in spezifischer Phase
- Notwendige Sicht: Rollen-assignments über Phasen und Projekte hinweg. Man könnte sich vorstellen, dafür eine View zu bauen, in der erstmal alle Rollen unbesetzt sind und diese mit einem Klick und dem dazugehörigen Dialog besetzt werden können.

![[CAT 3 Planung.canvas|CAT 3 Planung]]

# Dinge die als Vorbedingung notwendig sind:

Rollen in RMS